Title: Projektmanagement
Course: eTapas 2014/15

Q: Im Rahmen der Vorprojektphase und des Projektstarts erstellen Sie verschiedene Projektpläne. Ordnen Sie die unten angegebenen in eine sinnvolle Reihenfolge:
- 1. | Big Project Picture
- 2. | Projektbeschreibung
- 3. | Projektziele
- 4. | Betrachtungsobjekte
- 5. | Kostenplan
- 6. | Projektauftrag
- 7. | Projektstrukturplan
- 8. | Balkenplan
- 9. | Meilensteine

Q: Bei der Projektorganisation teilt man die Mitarbeiter eines Projekts in verschiedene Teams ein. Wie bezeichnet man die jeweiligen Teams?
- Projektleiter und Ansprechpartner aus Untergruppen | Kernteam
- Gruppen für themenspezifische Aufgaben (zB: Technik, Design, Einschulung etc.) | Subteam
- Alle Mitarbeiter als Gesamtheit | Projektteam bzw. Projektkongress
Also offered: Teilteam; Projekt; Projektabteilung; Subabteilung; Kernabteilung

Q: Im Projektmanagementprozess unterscheidet man zwischen verschiedenen Projekt[...]. Eine davon - der Projektstart - wird durch den Projekt[...] eingeleitet, welcher einen Vertrag zwischen Projektleiter und Auftrageber darstellt.
A: phasen; auftrag

Q: Welchen der genannten Anforderungen muss eine Aufgabe entsprechen, damit man von einem "Projekt" sprechen kann?
- Relative Neuartigkeit
- Abgrenzbarkeit
- Zieldeterminiertheit
- Komplexität
- Kompliziertheit
- Arbeitsumfang
- Kostenersparnis
- Zeitdruck
A: Relative Neuartigkeit; Abgrenzbarkeit; Zieldeterminiertheit; Komplexität

Q: Ein Projekt ...
- dauert nie länger als ein Jahr
- ist zieldeterminiert
- kostet Geld und Ressourcen
- setzt einen Projektauftrag voraus
A: ist zieldeterminiert; kostet Geld und Ressourcen; setzt einen Projektauftrag voraus

Q: Geschäftsprozesse, die als Projekte durchgeführt werden, sollten ... sein!
- umfangreich
- relativ neuartig
- temporär
- produktionsorientiert
A: umfangreich; relativ neuartig; temporär

Q: Der Projektmanagementprozess ...
- stellt einen Geschäftsprozess des Projektorientierten Unternehmens dar.
- hat ein Anfangs- und ein Endereignis.
- stellt einen Teilprozess der Projektadministration dar.
- stellt einen Teilprozess der Projektkoordination dar.
A: stellt einen Geschäftsprozess des Projektorientierten Unternehmens dar.; hat ein Anfangs- und ein Endereignis.

Q: Teilprozess(e) des Projektmanagement ist/sind unter anderem:
- Projektkoordination
- Projektcontrolling
- Projektabschluss
- Projektadministration
- Projektbegleitung
A: Projektkoordination; Projektcontrolling; Projektabschluss

Q: Welche Projektpläne sind direkte Voraussetzung für die Erstellung des Projektauftrags?
- Projektziele
- Projektkostenplan
- Big Project Picture
- Projektbeschreibung
- Projektwürdigkeit
- Betrachtungsobjekte
A: Projektziele; Projektkostenplan

Q: Welche/r Projektplan/-pläne ist/sind direkte Voraussetzung für die Definition von Projektzielen und -nichtzielen?
- Projektbeschreibung
- Big Project Picture
- Projektauftrag
- Projektkostenplan
- Projektressourcenplan
- Betrachtungsobjekte
A: Projektbeschreibung

Q: Welche der folgenden Aussagen zum Projektstrukturplan sind zutreffend?

Der Projektstrukturplan ...
- ... teilt das Projekt in Phasen ein
- ... besteht aus einer Vielzahl aus Arbeitspaketen
- ... ist Grundlage für das Projektcontrolling
- ... wird direkt im Anschluss an den Objekteplan generiert
- ... teilt das Projekt in Prozesse ein
A: ... teilt das Projekt in Phasen ein; ... besteht aus einer Vielzahl aus Arbeitspaketen; ... ist Grundlage für das Projektcontrolling

Q: Die Projektwürdigkeit misst, ob ...
- ... der Einsatz von Projektmanagementmethoden gerechtfertigt ist.
- ... die Anforderungen an ein Projekt nach Projektdefinition erfüllt sind.
- ... das Projekt durchgeführt werden sollte.
- ... das Projekt für das Unternehmen einen Gewinn darstellt.
A: ... der Einsatz von Projektmanagementmethoden gerechtfertigt ist.; ... die Anforderungen an ein Projekt nach Projektdefinition erfüllt sind.

Q: Um den Projektauftrag zu erstellen benötigen Sie gewisse Vorinformationen. Geben Sie an welche Projektpläne Sie dazu in welcher Reihenfolge vor dem Projektauftrag erstellen:
- 1 | Projektziele
- 2 | Betrachtungsobjekte
- 3 | Projektkosten
Also offered: Projektstruktur; Arbeitspakete; Balkenplan

Q: Ihre Chefin beauftragt Sie mit damit für eine Geschäftsreise nach Syrien Flugtickets, Unterkunft und ein Leihauto zu besorgen. Aus dem Memo geht hervor, dass vor Ort für ein Rahmenprogramm gesorgt wird. Nachdem Sie sich über einige offene Punkte Gedanken gemacht und diese ordentlich zusammengeschrieben haben, machen Sie sich über das Projektmanagement Gedanken. Dabei stellen Sie fest, dass es sich eigentlich gar nicht auszahlt Projektmanagement zu betreiben. Sie sind froh diese Projekt[...]analyse (Projekt...analyse) durchgeführt zu haben, da sie Sie vor unnötiger Arbeit bewahrt hat.

Wählen Sie ein Kriterium aus, dass beim konkreten Beispiel FÜR den Einsatz von PM spricht: [...]

Welches Kriterium wird beim konkreten Beispiel GEGEN den Einsatz von PM sprechen? [...]
A: würdigkeits; Risiko; Komplexität / Kosten / Umfang
Partly right: gap 3 Dauer (50%)
Gap 2 offers: Dauer; Risiko; Komplexität; Kosten; Neuartigkeit; Umfang
Gap 3 offers: Dauer; Risiko; Komplexität; Kosten; Neuartigkeit; Umfang

Q: Sie arbeiten in einem projektorientierten Unternehmen. Die verwendete Infrastruktur wird daher in Form von Kostenstellen einzelnen Projekten zugeordnet.

Im Rahmen einer Kostenplanung, die Sie erstellen, ist ein Computer mit einem Anschaffungswert von {anschaffungswert} EUR anzusetzen. Dieser Computer wird auf eine Dauer von {jahre} Jahren abgeschrieben und steht dem Projekt für einen Zeitraum von {monate_nutzung} Monaten zur Verfügung.

Welche Kosten müssen Sie für diesen PC ansetzen? (Geben Sie nur die auf 2 Kommastellen gerundete Zahl ohne EUR-Zeichen an)
A: {anschaffungswert}/{jahre}/12*{monate_nutzung} (formula; values not in the backup's text)

Q: Sie haben vor sich einen Projektplan liegen. Man sieht eine Liste von Arbeitspaketen, die in Projektphasen gegliedert sind. Dazu gibt es eine Zeitleiste, in der die einzelnen Arbeitspakete chronologisch eingezeichnet sind.

Wie nennt man diesen Projektplan?
A: Projektbalkenplan / Balkenplan / GANTT-Chart